STICHTING BAKENS VERZET

1018 AM AMSTERDAM, THE NETHERLANDS

Director,

T.E.(Terry) Manning,

Schoener 50,

1771 ED Wieringerwerf,

The Netherlands.

Tel: 0031-227-604128

Homepage: http://www.flowman.nl

E-mail: (nameatendofline)@xs4all.nl : bakensverzet

MODEL FOR SUSTAINABLE SELF-FINANCING INTEGRATED RURAL AND POOR URBAN DEVELOPMENT FOR THE WORLD'S POOR

Incorporating innovative social, financial, economic, local administrative and productive structures, numerous renewable energy applications, with an important role for women in poverty alleviation in rural and poor urban environments.

"Money is not the key that opens the gates of the market but the bolt that bars them"

Gesell, Silvio The Natural Economic Order

Revised English edition, Peter Owen, London 1958, page 228

Edition 12: 20 December, 2006

(EN FRANÇAIS)

Chapitre 07: La justification financière du projet.

####

#### 07.12 Les dépenses par année de travail (deuxième année).

####

| Deuxième année
Voix bilan | Dépenses | Phase | Bailleurs de fonds en € | Heures travail local | Contriblocale @ € 3/jour | Contrib. Naabi-Aba | Total en €
| 1. Ressources Humaines |  |  |  |  |  |
| Le projet mobilise de façon innovatrice directement des milliers de personnes (4000 environ), soit le 10% environ du total des résidents adults dans la zone du projet. Ces personnes trouvent occupation dans le cadre des structures financières locales mises en place pendant les premiers mois de l’exécution du projet. Personne ne travaille gratuitement. Tout le monde est payé pour ce qu’il fait au bénéfice des habitants. Le personnel local est payé en monnaie formelle pendant les tout premiers 6 mois, puis dans les monnaies locales établies. Elles sont monétisées en Euros au taux de Euro 3 par journée de travail de 8 heures.En principe, la population locale fait le travail. La plupart des fonds en Euro sont destinées aux biens d’investissement pour les structures créées.Il s’agit d’un total de 425.000 jours de travail environ, (pour cette deuxième année 260.000 jours environ) pour une valeur de Euro 1.250.000 (pour cette deuxième année Euro 780.000 environ), pour une valeur de Euro 1.250.000, environ soit le 25% du montant du projet, en forme de co-financement. |  |  |  |  |  |
| 1.01 Salaires (montants brut, personnel local) |  |  |  |  |  |
| 1.01.01 Technique |  |  |  |  |  |
1010101 | 1.01.01.01 Coordonnateur (niveau pro-diem) 24 mois | 2,3,4 | 66065 | 0 | 0 | 0 | 66065
| 1.01.2 Administratif/personnel soutien salaire en monnaie formelle pendant les premiers 6 mois; puis en monnaie locale |  |  |  |  |  |
1010201 | 1.01.02.01 Assistant bureau 1 (local-parle francais)6 mois formel; 18 mois local | 2,3,4 | 0 | 2133 | 800 | 0 | 800
1010202 | 1.01.02.02 Assistant bureau 2 (local- parle francais)6 mois formel; 18 mois local | 2,3,4 | 0 | 2133 | 800 | 0 | 800
1010203 | 1.01.02.03 Traducteur pour consultant (local), parle langue locale et francais 6 mois formel; 18 mois local | 2,3,4 | 0 | 2133 | 800 | 0 | 800
| Gardiens : service 24 sur 24 |  |  |  |  |  |
1010204 | 1.01.02.04 Gardien 1 (parle francais) local 6 mois formel; 18 mois local | 2,3,4 | 0 | 2133 | 800 | 0 | 800
1010205 | 1.01.02.05 Gardien 2 (parle francais) local 6 mois formel; 18 mois local | 2,3,4 | 0 | 2133 | 800 | 0 | 800
1010206 | 1.01.02.06 Gardien 3 (parle francais) local 6 mois formel; 18 mois local | 2,3,4 | 0 | 2133 | 800 | 0 | 800
1010207 | 1.01.2.07 Gardien 4 (parle francais) local 6 mois formel; 18 mois local | 2,3,4 | 0 | 2133 | 800 | 0 | 800
1010208 | 1.01.02.08 Gardien 5 (parle francais) local 6 mois formel; 18 mois local | 2,3,4 | 0 | 2133 | 800 | 0 | 800
1010209 | 1.01.02.09 Gardien 6 (parle francais) local 6 mois formel; 18 mois local | 2,3,4 | 0 | 2133 | 800 | 0 | 800
| Chauffeurs |  |  |  |  |  |
1010210 | 1.01.02.10 Chauffeur 1 (parle francais) local 6 mois formel; 18 mois local | 2,3,4 | 0 | 2133 | 800 | 0 | 800
1010211 | 1.01.02.11 Chauffeur 2 (parle francais) local 6 mois formel; 18 mois local | 2,3,4 | 0 | 2133 | 800 | 0 | 800
1010212 | 1.01.02.12 Chauffeur 3 (parle francais) local 6 mois formel; 18 mois local | 2,3,4 | 0 | 2133 | 800 | 0 | 800
1010213 | 1.01.02.13 Jardinier pour recyclage urines et compost | 2,3,4 | 0 | 2133 | 800 | 0 | 800
| Supervision projet |  |  |  |  |  |
1010214 | 1.01.02.14 Superviseur AGPA (demandeur) 24 mois@ Euro 1200 | 2/3/4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montant total 1.01 |  | 66065 | 27733 | 10400 | 0 | 76465
| 1.02 Salaires (montants bruts, personnel expatrié/international) |  |  |  |  |  |
1020101 | 1.02.01.01 Sub-contractor consultant projets intégrés (niveau pro-diem) 24 mois. Voir 7.03.01 | 2,3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1020102 | 1.02.01.02 Sub-contractor consultant cours hygiène 6 mois @ Euro 4.167, voir 7.03.02 | 2,3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1020103 | 1.02.01.03 Sub-contractor consultant workshops organisationnels.12 mois @ Euro 4.167.Voir 7.03.03 | 2,3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1020104 | 1.02.01.04 Sub-contractor atelier organisationnel composites en gypse et mise en place usines.12 mois@ Euro 4.167. Voir 7.03.06 | 2,3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montant total 1.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.03 Per diems pour missions/voyages |  |  |  |  |  |
| 1.03.01 A l’étranger (personnel affecté à l’action) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.03.02 Sur place (personnel affecté à l’action) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
1030201 | 1.03.02.01 Sub-contractor cours hygiène 180 jours @ Euro 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1030202 | 1.03.02.2 Sub-contractor ateliers Moraisiens 360 jours @ Euro 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1030203 | 1.03.02.3 Sub-contractor production en composites de gypse 360 jours @ Euro 65 | 2 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 23400
| 1.03.03 Participants aux séminaires/conférences |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montant total 1.03 |  | 23400 | 0 | 0 | 0 | 23400
| 1.04 Contribution en travail des bénéficiaires finaux.Presque tout le travail pour le projet est effectué par les habitants mêmes.Le projet mobilise de façon innovatrice directement et crée des emplois permanents pour des milliers de personnes (4000 environ), soit le 10% environ du total des résidents adults dans la zone du projet. Ces personnes trouvent occupation dans le cadre des structures financières locales mises en place pendant les premiers mois de l’exécution du projet. Personne ne travaille gratuitement. Tout le mond est payé pour ce qu’il fait au bénéfice des habitants. Le personnel local est payé en monnaie formelle pendant les tout premiers 6 mois, puis dans les monnaies locales établies. Chaque transaction est dûment régistrée et décrivée. Les participations des habitants sont décrivées par action à la section 4.Elles sont monétisées en Euros au taux de Euro 3 par journée de travail de 8 heures.Il s’agit d’un total de 425.000 jours de travail, (pour cette deuxième année 260.000 environ) pour une valeur de Euro 1.250.000 , (pour cette deuxième année Euro 780.000 environ) soit le 25% du montant du projet, en forme de co-financement.Ces contributions sont détaillées à la section 6 du bilan. Elles sont listées ici selon les instructions formelles |  |  |  |  |  |
| Montant total 1.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.SOUS-TOTAL RESSOURCES HUMAINES |  | 89465 | 27733 | 10400 | 0 | 99865
| (Ressources humaines, comprises les contributions des populations indiquées à la section 6 du bilan) |  | (89465) | (2074933) | (778100) | (0) | (867565)
| 2. Voyages |  |  |  |  |  |
| 2.01 Voyages internationaux. |  |  |  |  |  |
20101 | 2.01.01 Consultant projets intégrés Amsterdam-Niamey 6 vols sur 24 mois @ Euro 2.500 | 2,3,4 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
20102 | 2.01.02 Sub-contractor hygiène Nairobi (?)-Niamey 4 vols sur 6 mois @ Euro 1.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20103 | 2.01.03 Sub-contractor wokshops ogranisationnels Johannesburg (?)-Niamey. 6 vols sur 12 mois @ Euro 1.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20104 | 2.01.04 Sub-contractor atelier et usines produits composites de gypse.Amsterdam-Niamey. 4 vols sur 12 mois @ Euro 2.500 | 3 et 4 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000
| Montant total 2.01 |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000
| 2.02 Trajets locaux |  |  |  |  |  |
20201 | 2.02.01 Trajets zone-projet Makalondi – Niamey. 8 voyages par mois sur 24 mois.192 voyages (Voir 4.01) | 2,3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montant total 2.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. SOUS-TOTAL VOYAGES |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000
| 3. Matériel, véhicules et fournitures. |  |  |  |  |  |
| 3.01 Achat ou location de véhicules. |  |  |  |  |  |
30101 | 3.01.01 Voiture (1) traction 4 roues | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30102 | 3.01.02 Voiture (2) traction 4 roues | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30103 | 3.01.03 Autobus (1) pour workshops.Il sera cédé (emprunt sans intérets) à une coopérative de transport public local dans la deuxième année dans le cadre du système micro-crédits établi. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30104 | 3.01.04 Autobus (2) pour workshops.Il sera cédé (emprunt sans intérets) à une coopérative de transport public local dans la deuxième année dans le cadre du système micro-crédits établi. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30105 | 3.01.05 Pick-up pour entretien et structures fourniture en eau. Il sera cédé (emprunt sans intérets) par la suite à la cooperative entretien installations eau potable. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sous-total 3.01 achat ou location de véhicules |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.02 Moblier, matériel d’ordinateur |  |  |  |  |  |
30201 | 3.02.01 Mobilier bureaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30202 | 3.02.02 Ordinateurs bureaux (4 @ Euro 2000) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30203 | 3.02.03 Printers (2) pour ordinateurs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30204 | 3.02.04 Photocopieur (avec back-up) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30205 | 3.02.05 Éclairage /conditionnement photovoltaique salle ordinateurs (5 sets – 1 backup) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sous-total 3.02 moblier, matériel d’ordinateur |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.03 Pièces détachées/ matériel pour machines, outils |  |  |  |  |  |
30301 | 3.03.01 Pièces détachées pour véhicules 5 véhicules x Euro 1000 par an | 2,3,4 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
30302 | 3.03.02 Pièces détachées pour équipement de bureau 8 items x Euro 200 par an x 2 ans | 2,3,4 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600
| Sous-total 3.03 pièces détachées/ matériel pour machines, outils |  | 6600 | 0 | 0 | 0 | 6600
| 3.04 Autre (préciser) |  |  |  |  |  |
| 3.04.01 Mobilier et équipement pour ateliers Moraisiens |  |  |  |  |  |
3040101 | 3.04.01.01 Mobilier ateliers (local) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3040102 | 3.04.01.02 Équipement didactique pour workshops (tableau noir; écran projection etc) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3040103 | 3.04.01.03 Ordinateur projections Powerpoint | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3040104 | 3.04.01.04 Projecteur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sous-total 3.04 autre |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. SOUS-TOTAL MATÉRIEL, VÉHICULES ET FOURNITURES. |  | 6600 | 0 | 0 | 0 | 6600
| 4. Bureau local/coûts de l’action |  |  |  |  |  |
| 4.01 Coût du/des véhicules |  |  |  |  |  |
40101 | 4.01.01 Voiture (1) traction 4 roues.100km/jour x 300 jours.30000 km @ Euro 0,25 | 2,3,4 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500
40102 | 4.01.02 Voiture (2) traction 4 roues.100km/jour x 300 jours.30000 km @ Euro.0.25 | 2,3,4 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500
40103 | 4.01.03 Autobus (1).100km/jour x 350 jours.35000 km @ 0.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40104 | 4.01.04 Autobus (2).100km/jour x 350 jours. 35000 km @ 0.40. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40105 | 4.01.05 Pickup.110km/jour x 300 jours.33000 km @ Euro 0.30 | 2,3,4 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000
40106 | 4.01.06 Voiture superviseur Naabi-aba 50km/jour x 300 jours @ Euro 0.26 (environ). | 2.3,4,5 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 3950
| Sous-total 4.01 Coût du/des véhicules |  | 28950 | 0 | 0 | 0 | 28950
| 4.02 Location des bureaux .(achat bureaux) |  |  |  |  |  |
40201 | 4.02.01 Achat base permanente du projet (propriété inalienable du projet au nom de la commission centrale du projet): bureaux : 200m2; terrain: 3000m2. Le bureau restera actif pendant un temps indédéterminé suite à la phase exécutive du projet. La phase nommée “exécutive” du projet est celle de la formation des structures sociales, financières et productives prévues. Toutes les structures elles-mêmes sont permanentes. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.02.02 Structures pour ateliers Moraisiens. Terminés les travaux des ateliers, les structures deviendront le dépôt central du projet. Les structures hygiéniques seront mises à la disposition de la population locale pour exploitation dans un lieu public dans le cadre des structures financières locales mises en place. Les structures en eau potable seront mises à la disposition de la population locale. |  |  |  |  |  |
4020201 | 4.02.02.01 Structuur (500m2) pour ateliers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4020202 | 4.02.02.02 Construction zone sanitaire pour ateliers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4020203 | 4.02.02.03 Structures assainissement éco-san pour ateliers (10 toilettes) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4020204 | 4.02.02.04 Construction zone cuisines pour ateliers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4020205 | 4.02.02.05 Construction crèche enfants pour utilisation pendant les ateliers. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4020206 | 4.02.02.06 Forage pour fourniture en eau pour atelier forage 100m x Euro 150.(6m3 par jour) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4020207 | 4.02.02.07 Pompe immergée solaire pour ateliers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4020208 | 4.02.02.08 Panneaux solaires + support pour pompe atelier (400Wc) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4020210 | 4.02.02.10 Système à énergie photovoltaique pour ateliers (400Wc) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sous-total 4.02 Structures pour ateliers Moraisiens. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.03 Consommables-Fournitures de bureau |  |  |  |  |  |
40301 | 4.03.01 Papier, toner, CD’s (vides) et fourniture générale pour bureaux. Fourniture initiale Euro 200, 24 mois @ Euro 100. Achats locaux. | 2,3,4 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200
| Sous-total 4.03 Consommables-Fournitures de bureau |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200
| 4.04 Autres services (t él./ électricité/ chauffage/ maintenance) |  |  |  |  |  |
40401 | 4.04.01 Téléphones mobiles.24 mois @ Euro 200. Frais locaux. | 2,3,4 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400
40402 | 4.04.02 Électricité – compte tenue utilisation aussi des structures photovoltaïques prévues.24 mois @ Euro 100. Frais locaux. | 2,3,4 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200
40403 | 4.04.03 Maintenance.24 mois @ 17 heures (environ) | 2,3,4 | 0 | 200 | 75 | 0 | 75
40404 | 4.04.04 Permis et formalités. Frais locaux. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sous-total 4.04 Autres services |  | 3600 | 200 | 75 | 0 | 3675
| 4. SOUS-TOTAL BUREAU LOCAL/COÛTS DE L’ACTION |  | 33750 | 200 | 75 | 0 | 33825
| 5. Autres coûts, services |  |  |  |  |  |
| 5.01 Publications |  |  |  |  |  |
50101 | 5.01.01 Préparation, rédaction et publications dessins et spécifications finaux sur place. Frais locaux. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.02 Études, recherches |  |  |  |  |  |
50201 | 5.02.01 Études environnement : lois (à fournir). Rapports.Frais locaux. | 2,5 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500
| 5.03 Coûts d’audit |  |  |  |  |  |
50301 | 5.03.01 Coûts d’audit. 3 ans x Euro 2.000 dont deux pendant la deuxième année. Frais locaux. | 3,4,5 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000
| 5.04 Coûts d’évaluation |  |  |  |  |  |
50401 | 5.04.01 Évaluation fin projet | 5 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000
50402 | 5.04.02 Rapports évaluation périodique. 8 rapports x Euro 250, dont 4 pendant la deuxième année) | 2,3,4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000
| 5.05 Traduction, interprètes |  |  |  |  |  |
| 5.06 Services financiers |  |  |  |  |  |
50601 | 5.06.01 Garanti bancaire : Naabi-Aba Euro 1.500.000 @ 2.5 pro-mille |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50602 | 5.06.02 Frais bancaires |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
| 5.07 Coûts des conférences/séminaires |  |  |  |  |  |
| 5.08 Actions de visibilité |  |  |  |  |  |
| 5.09 Assurances |  |  |  |  |  |
50901 | 5.09.01 Résponsibilité civile tiers.(véhicules – bureaux - ateliers) Euro 1.000.000 2.5 pro-mille par an. | 2/3/4/5 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500
50902 | 5.09.02 Tous risques travaux - assurance pas retenue nécessaire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5. SOUS-TOTAL AUTRES COÛTS, SERVICES |  | 13100 | 0 | 0 | 0 | 13100
| 6.Autre (spécifier) |  |  |  |  |  |
| 6.01 Formation clubs d’hygiène |  |  |  |  |  |
60101 | 6.01.01 Atelier – Clubs Santé:participation femmes. (Monnaies locales pas encore en place) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60102 | 6.01.02 Formation 220 clubs santé : participation femmes.(Monnaies locales pas encore en place) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60103 | 6.01.03 Matériel pour 220 clubs santé. (Petits achats locaux) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60104 | 6.01.04 Formation animatrices 220 clubs santé.Participation femmes.(Monnaies locales pas encore en place) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60105 | 6.01.05 Gestion/vérification santé premiers 24 mois | 2,3,4 | 0 | 60000 | 22500 | 0 | 22500
| Sous-total 6.01 : Formation clubs d’hygiène |  | 0 | 60000 | 22500 | 0 | 22500
| 6.02 Cours éducation à l’hygiène aux écoles |  |  |  |  |  |
60201 | 6.02.01 Atelier- Cours éducation à l’hygiène aux écoles.Participants.(Monnaies locales pas encore en place) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60202 | 6.02.02 Matériel de cours hygiène aux écoles.Petits achats locaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60203 | 6.02.03 Gestion/ vérification cours éducation à l’hygiène aux écoles premiers 24 mois | 2,3,4 | 0 | 12000 | 4500 | 0 | 4500
| Sous-total 6.02 |  | 0 | 12000 | 4500 | 0 | 4500
| 6.03 Structures sociales locales |  |  |  |  |  |
60301 | 6.03.01 Atelier- Structures sociales locales.Premières participations, jusqu’ à la création des structures financières locales. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60302 | 6.03.02 Gestion structures sociales 220 commissions réservoir premiers 24 mois | 2,3,4 | 0 | 270000 | 101250 | 0 | 101250
60303 | 6.03.03 Gestion structures sociales 46 commissions forage premiers 24 mois | 2,3,4 | 0 | 60000 | 22500 | 0 | 22500
60304 | 6.03.04 Gestion structures sociales administration centrale premiers 24 mois | 2,3,4 | 0 | 8000 | 3000 | 0 | 3000
| Sous-total 6.03 |  | 0 | 338000 | 126750 | 0 | 126750
| 6.04 Structure systèmes SEL-LETS |  |  |  |  |  |
60401 | 6.04.01 Atelier- Systèmes SEL-LETS.Premières participations, jusqu’ à la création des structures financières locales | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60402 | 6.04.02 Bureaux et mobilier 46 systèmes SEL-LETS.Achats locaux. Voir 7.02.16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60403 | 6.04.03 Ordinateur principal systèmes SEL-LETS et back-up. Voir 7.02.17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60404 | 6.04.04 100 ordinateurs régistration transactions SEL-LETS (100 transactions/personne/heure). Voir 7.02.18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60405 | 6.04.05 Alimentation PV 92 systèmes SEL-LETS.Voir 7.02.19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60406 | 6.04.06.Gestion 220 structures SEL-LETS.niveau réservoir premiers 24 mois | 2,3,4 | 0 | 130000 | 48750 | 0 | 48750
60407 | 6.04.07 Gestion 46 structures SEL-LETS.niveau forage premiers 24 mois | 2,3,4 | 0 | 42000 | 15750 | 0 | 15750
60408 | 6.04.08 Gestion registration transactions SEL-LETS niveau forage premiers 24 mois | 2,3,4 | 0 | 84000 | 84000 | 0 | 84000
60409 | 6.04.09 Gestion centrale structures SEL-LETS premiers 24 heures | 2,3,4 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 8000
| Sous-total 6.04 |  | 0 | 264000 | 99000 | 0 | 99000
| 6.05 Système Micro-crédit |  |  |  |  |  |
60501 | 6.05.01 Atelier - Système Micro-crédit.Petits achats locaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60502 | 6.05.02 Bureau et équipement système Micro-crédit.Frais locaux prévus. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60503 | 6.05.03 Gestion structures micro-crédit niveau 220 réservoirs premiers 24 mois | 2,3,4 | 0 | 58000 | 24750 | 0 | 21750
60504 | 6.05.04 Gestion structures micro-crédit niveau 46 forages/puits premiers 24 mois | 2,3,4 | 0 | 20000 | 7500 | 0 | 7500
60505 | 6.05.05 Gestion structures micro-crédit niveau central premiers 24 mois | 2,3,4 | 0 | 8000 | 3000 | 0 | 3000
| Sous-total 6.05 |  | 0 | 86000 | 32250 | 0 | 32250
| 6.06 - Unités de production articles en gypsecomposieten |  |  |  |  |  |
60601 | 6.06.01 Atelier - Unités de production articles en gypsecomposieten (2).Achats locaux. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60602 | 6.06.02 Shovel/préparation dépôt gypse.Achat local | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60603 | 6.06.03 Construction et équipement usines (*15000 chaque usine - 2 usines.Achats locaux équipements préférés. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60604 | 6.06.04 Formes et moules pour produit 2 usines.Voir 7.02.01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60605 | 6.06.05 Localisation dépôts et contrôles qualité. Frais locaux. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60606 | 6.06.06 Camion ou petit tracteur pour shovel. Achat local préféré. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sous-total 6.06: Unités de production articles en gypsecomposieten |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.07 Structures recyclage assainissement |  |  |  |  |  |
60701 | 6.07.01 Atelier– Systèmes recyclage. Petits achats locaux. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60702 | 6.07.02 Établissement réseau recyclage - assainissement. Voir 7.02.02 | 3 | 0 | 72000 | 27000 | 0 | 27000
60703 | 6.07.03 Établissement réseau récolte compostage. Petits achats locaux. Mois 13-24. | 3 | 10000 | 40000 | 15000 | 0 | 25000
60704 | 6.07.04 Récolte journalière ordures organiques niveau réservoir | 2,3,4 | 0 | 160000 | 60000 | 0 | 60000
60705 | 6.07.05 Récolte ordures organiques niveau 220 zones réservoir premiers 24 mois | 2,3,4 | 0 | 120000 | 45000 | 0 | 45000
60706 | 6.07.06 Récolte ordures non-organiques niveau 46 forages premiers 24 mois | 2,3,4 | 0 | 160000 | 60000 | 0 | 60000
| Sous-total 6.07 Structures recyclage assainissement |  | 10000 | 552000 | 207000 | 0 | 217000
| 6.08 Système bio-masse |  |  |  |  |  |
60801 | 6.08.01 Atelier- Système bio-masse. (Assainissement – santé).Petits achats locaux. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60802 | 6.08.02 Construction 46 unités de production de mini-briquettes pour foyers améliorés | 3 et 4 | 0 | 76.800 | 28800 | 0 | 28800
60803 | 6.08.03 Équipements (y comprises presses) pour la production des mini-briquettes.Voir 7.02.21) | 3 et 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60804 | 6.08.04 Production mini-briquettes niveau forages premiers 24 mois. (320.000 heures.) | 3 et 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60805 | 6.08.05 Production bio-masse pour mini-briquettes niveau résservoir premiers 24 mois. (120.000 heures). | 3 et 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60806 | 6.08.06 Production premiers 2000 foyers améliorés (sur 20.000 environ programmés). (assainissement – santé) | 3 | 0 | 80000 | 30000 | 0 | 30000
|  |  | 0 |  |  |  |
| Sous-total 6.08 8 Système bio-masse |  | 0 | 156800 | 58800 | 0 | 58800
| 6.09 Eau potable |  |  |  |  |  |
60901 | 6.09.01 OW - Structures eau potable. Petits achats locaux. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60902 | 6.09.02 Établissement administration centrale des structures eau potable.Achats locaux. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60903 | 6.09.03 Coût prévu forages 3000m @ Euro 150.Voir sous-traitance 7.1 Travaux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60904 | 6.09.04 32 points lavage | 3 | 2000 | 16000 | 6000 | 0 | 8000
60905 | 6.09.05 32 margelles pour pompes manuelles (groupes triples) | 3 | 2000 | 16000 | 6000 | 0 | 8000
60906 | 6.09.06 Clôture et structures 46 zones forage, accommodation gardiens. Achats locaux. | 3 | 15000 | 32000 | 12000 | 0 | 27000
60907 | 6.09.07 220 Pompes solaires.Voir 7.02.03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60908 | 6.09.08 200 Supports panneaux.Faits localement. Petits achats locaux. | 3 | 8000 | 20000 | 7500 | 0 | 15500
60909 | 6.09.09 Panneaux solaires (220*300 W = 67 kW).Voir 7.02.04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60910 | 6.09.10 139 pompes manuelles acier inoxydable.Voir 7.02.05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60911 | 6.09.11 Câbles, tuyaux pour pompes/puits.Voir 7.02.06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60912 | 6.09.12 Tuyaux puits aux réservoirs – 200000m @ Euro 0.5. Voir 7.02.07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60913 | 6.09.13 Travail pose tuyaux (200.000m) | 3 | 0 | 64000 | 24000 | 0 | 24000
60914 | 6.09.14 220 Réservoirs eau à 15m3 | 3 | 10000 | 64000 | 24000 | 0 | 34000
60915 | 6.09.15 220 Bases réservoirs | 3 | 0 | 32000 | 12000 | 0 | 12000
60916 | 6.09.16 Supervision de l’installation/formation des artisans pour entretien | 3 | 2600 | 9600 | 3600 | 0 | 6200
60917 | 6.09.17 Magasin pièces détachées pompes.Voir 7.02.08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60918 | 6.09.18 Installation 220 réservoirs | 3 | 0 | 36000 | 13500 | 0 | 13500
60919 | 6.09.19 Entretien installations eau premiers 24 mois | 3 et 4 | 0 | 12000 | 4500 | 0 | 4500
60920 | 6.09.20 36 Installations de purification d’eau pour cliniques et écoles.Voir 7.02.09 | 4 | 0 | 2800 | 1050 | 0 | 1050
60921 | 6.09.21 Autres installations purification d’eau (inc.15.000 Wc panneaux solaires) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60922 | 6.09.22 Équipements de contrôle de la qualité de l’eau.Voir 7.02.20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60923 | 6.09.23 Services monitorage eau potable premiers 24 mois | 3 et 4 | 0 | 6400 | 2400 | 0 | 2400
60924 | 6.09.24 Frais transport Europa-Rep. Nigérienne : la plupart de ces transports se réfèrent aux structures en eau potable. Voir 7.03.04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60925 | 6.09.25 Frais transport locaux : la plupart de ces transports se réfèrent aux structures en eau potable. Voir 7.03.05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sous-total 6.09 Structures en eau potable. |  | 39600 | 310800 | 116550 | 0 | 156150
| 6.10 Structures éco-sanitaires |  |  |  |  |  |
61001 | 6.10.01 Construction premiers 1500 systèmes éco-san (premiers 24 mois) | 3 et 4 | 0 | 60000 | 22500 | 0 | 22500
61002 | 6.10.02 Construction bâtiments premiers 1500 systèmes éco-san (premiers 24 mois) | 3 et 4 | 0 | 60000 | 22500 | 0 | 22500
61003 | 6.10.03 Installation premiers 1500 systèmes éco-san (premiers 24 mois) | 3 et 4 | 0 | 16000 | 6000 | 0 | 6000
61004 | 6.10.04 Monitorage premières installations éco-san (premiers 24 mois) | 3 et 4 | 0 | 4000 | 1500 | 0 | 1500
61005 | 6.10.05 Construction et installation premiers 1500 réservoirs à compostage doméstiques (premiers 24 mois) | 3 et 4 | 0 | 6000 | 2250 | 0 | 2250
61006 | 6.10.06 Construction et installation premiers 1500 jardins verticaux doméstiques (premiers 24 mois) | 3 et 4 | 0 | 6000 | 2250 | 0 | 2250
| Sous-total 6.10: Structures éco-sanitaires |  | 0 | 152000 | 57000 | 0 | 57000
| 6.11 Salles études |  |  |  |  |  |
61101 | 6.11.01 Construction 220 salles études au niveau des commissions réservoir | 3 et 4 | 0 | 48000 | 18000 | 0 | 18000
61102 | 6.11.02 220 systemes éclairage photovoltaïque pour les études. Voir 7.02.10 | 3 et 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61103 | 6.11.03 Installation 220 systemes éclairage photovoltaïque pour les études | 3 et 4 | 0 | 3200 | 1200 | 0 | 1200
61104 | 6.11.04 Télévision photovoltaïque pour les études. | 3 et 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sous-total 6.11 Structures éco-sanitaires |  | 0 | 51200 | 19200 | 0 | 19200
| 6.12 Éclairage écoles et cliniques |  |  |  |  |  |
61201 | 6.12.01Éclairage photovoltaïque pour les +/-28 écoles eistantes. Voir 7.02.11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61202 | 6.12.02 Installation éclairage photovoltaïque pour les +/-28 écoles existantes. | 4 | 0 | 800 | 300 | 0 | 300
61203 | 6.12.03 Éclairage photovoltaïque/installation pour les cliniques dans la zone du projet. Voir 7.02.12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61204 | 6.12.04 Réfrigération photovoltaïque/installation aux cliniques @ Euro 6000/clinique. Voir 7.02.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sous-total 6.12 Éclairage écoles et cliniques |  | 0 | 800 | 300 | 0 | 300
| 6.13 Structures récolte eau pluviale utilisation doméstique |  |  |  |  |  |
61301 | 6.13.01 Construction premiers 200 systèmes de récolte eau pluviale doméstique | 4 | 0 | 36000 | 13500 | 0 | 13500
61302 | 6.13.02 Monitorage premières installations récolte eau (premiers 24 mois) | 4 | 0 | 400 | 150 | 0 | 150
| Sous-total 6.13 Structures récolte eau pluviale utilisation doméstique |  | 0 | 36400 | 13650 | 0 | 13650
| 6.14 Station radio |  |  |  |  |  |
61401 | 6.14.01 Atelier station radio;ammeublement etc. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61402 | 6.14.02 Fonds station radio;achat équipements.Voir 7.02.14. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sous-total 6.14 Station radio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.15 Fonds éclairage PV |  |  |  |  |  |
61501 | 6.15.01 Fonds éclairage photovoltaïque ménages;déstinés achats premiers systèmes. Voir 7.02.15. | 4 et 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sous-total 6.15 Fonds éclairage PV |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.16 Ambulances à bicyclette |  |  |  |  |  |
61601 | 6.16.01 46 Ambulances pour bicyclettes. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sous-total 6.16 Ambulances à bicyclette |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.17 Centres meuniers |  |  |  |  |  |
61701 | 6.17.1 46 Centres meuniers. Voir aussi 7.02.22 | 4 | 0 | 2400 | 900 | 0 | 900
| Sous-total 6.17 Centres meuniers |  | 0 | 2400 | 900 | 0 | 900
| 6.18 Centres medicaments |  |  |  |  |  |
61801 | 6.18.1 46 Centres distribution médicaments. Voir aussi 7.02.23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sous-total 6.18 Centres médicaments. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.19 Centres stockage aliments |  |  |  |  |  |
61901 | 6.19.1 46 Centres stockage aliments. | 4 | 950 | 24800 | 9300 | 0 | 10250
| Sous-total 6.19 Centres stockage aliments. |  | 950 | 24800 | 9300 | 0 | 10250
62001 | Centres infermiers |  |  |  |  |  |
62101 | Centres médicins |  |  |  |  |  |
62201 | Construction écoles primaires |  |  |  |  |  |
62301 | Construction écoles intermédiaires |  |  |  |  |  |
62401 | École artisanat |  |  | 2047200 |  |  |
| 6. SOUS-TOTAL AUTRE |  | 50550 | 2047200 | 767700 | 0 | 818250
| 7. Sous-traitance rélative aux activités de construction |  |  |  |  |  |
| 7.01 Travaux |  |  |  |  |  |
70101 | 7.01.01 Construction 46 forages à diam. int. 8” 3500m @ Euro 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sous-total 7.01Travaux |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.02 Fournitures |  |  |  |  |  |
70201 | 7.02.01 Formes et moules pour produits 2 usines. Voir 6.06.04 | 2 et 3 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000
70202 | 7.02.02 Établissement réseau recyclage-assainissement. Moyens transport.Voir 6.07.02 | 3 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 82000
70203 | 6.09.07 200 Pompes solaires compris boïtiers électroniques Voir 6.09.07 | 3 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000
70204 | 7.02.04 Panneaux solaires (220*300 W = 67 kW)Voir 6.09.09 | 3 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 175000
70205 | 7.02.05 139 pompes manuelles entièrement en acier inoxydableVoir 6.09.10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70206 | 7.02.06 Câbles, tuyaux accessoires pour pompes/puits Voir 6.09.11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70207 | 7.02.07 Tuyaux puits aux réservoirs – 200000m @ Euro 0.75. Voir 6.09.12 | 3 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 75000
70208 | 7.02.08 Magasin pièces détachées pompes Voir 6.09.17 | 3 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
70209 | 7.02.09 37 Installations de purification d’eau pour cliniques et écoles (back-up)Voir 6.09.20 | 4 | 49300 | 0 | 0 | 0 | 49300
70210 | 7.02.10 220 systemes éclairage photovoltaïque pour les études.Voir 6.11.02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70211 | 7.02.11 Éclairage photovoltaïque pour les +/-30 écoles existantes.Voir 6.12.01 | 4 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000
70212 | 7.02.12 Éclairage photovoltaïque/installation pour les cliniques dans la zone du projet. Voir 6.12.03 | 4 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000
70213 | 7.02.13 Réfrigération photovoltaïque/installation aux cliniques @ Euro 6000/clinique.Voir 6.12.04 | 4 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000
70214 | 7.02.14 Fonds station radio;achat équipements.Voir 6.14.02 Pro-memorium (exclu du projet) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70215 | 7.02.15 Fonds éclairage photovoltaïque ménages; déstinés achats premiers systèmes. Voir 6.15.01. | 4 et 5 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000
70216 | 7.02.16 Bureaux et mobilier 46 systèmes SEL-LETS.Achats locaux.Voir 6.04.02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70217 | 7.02.017 Ordinateur principal systèmes SEL-LETS et back-up.Voir 6.04.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70218 | 7.02.18 100 ordinateurs régistration transactions SEL-LETS (100 transactions/personne/heure). Voir 6.04.04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70219 | 7.02.19 Alimentation PV 92 systèmes SEL-LETS et accessoires.Voir 6.04.05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70220 | 7.02.20 Équipements de contrôle de la qualité de l’eau.Voir 6.09.22 | 4 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500
70221 | 7.02.21 Équipements (y comprises presses) pour la production des mini-briquettes.Voir 6.08.03)32 @ Euro 2.500 | 3 et 4 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000
70222 | 7.02.22 Achat 46 moulins à grain . Voir 6.17.01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70223 | 7.02.23 Éclairage PV 46 points de distribution médicaments. Voir 6.18.01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sous-total 7.02 Fournitures |  | 747800 | 0 | 0 | 0 | 747800
| 7.03 Services |  |  |  |  |  |
70301 | 7.03.01 Sub-contractor consultant projets intégrés (niveau pro-diem) 24 mois Voir 1.02.01.01 | 2,3,4 | 66065 | 0 | 0 | 0 | 66065
70302 | 7.03.01 Sub-contractor consultant cours hygiène 6 mois @ Euro 4.167, voir 1.02.01.02 | 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70303 | 7.03.02 Sub-contractor consultant workshops organisationnels.12 mois @ Euro 4.167.voir 1.02.01.03 | 2 et 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70304 | 7.03.04 Frais transport Europa-Rep. Nigérienne : la plupart de ces transports se réfèrent aux structures en eau potable.Voir 6.09.24 | 3 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 45000
70305 | 7.03.05 Frais transport locaux : la plupart de ces transports se réfèrent aux structures en eau potable. Voir 6.09.25 | 3 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000
70306 | 7.03.06 Sub-contractant consultant produits en composites de gypse; atelier organisationnel; mise en place usines 12 mois @ Euro 4.167 voir 1.02.01.04 | 2 et 3 | 33065 | 0 | 0 | 0 | 33065
| Sous-total 7.03 Services |  | 184130 | 0 | 0 | 0 | 184130
| 7. SOUS-TOTAL SOUS-TRAITANCE RELATIVE AUX ACTIVITÉS DE CRÉATION DES STRUCTURES |  | 931930 | 0 | 0 | 0 | 931930
| 8. Sous-total des coûts directs éligibles de l’action (1-7) |  | 1140395 | 2075133 | 778175 | 0 | 1918570
| 9. Imprévus (max. 5% de 8) soit 2,87% environ du total dont au point 8. |  | 55125 | 0 | 0 | 0 | 55125
| 10. Total des coûts directs éligibles de l’action (8+9) |  | 1195520 | 0 | 778175 | 0 | 1973695
| 11. Coûts administratifs (maximum 7% de 10) soit 1,22% environ du total des coûts directs éligibles de l’action au point 10.) |  | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000
| 12. Total des coûts éligibles de l’action (10+11) |  | 1219520 | 0 | 778175 | 0 | 1997695
| 13. Contribution en nature. |  |  |  |  |  |

Back :

07.01 Documents necessary for the drafting of applicaions for seed finance.

Next:

07.10 The budget in standard form.

Back:

07.03 Detailed results for seed funding applications.

Back:

Menu of group 7 work files : Financial justification.

The main menu for project work file groups.

Back:

Main project work file index.

Model Homepage.

Bakens Verzet Homepage