# STICHTING BAKENS VERZET

# 1018 AM AMSTERDAM, PAYS BAS

Directeur

T.E.(Terry) Manning,

Schoener 50,

1771 ED Wieringerwerf

Pays Bas

Tél. 0031-227-604128

Website : http://www.flowman.nl

E-mail (nomàfindeligne) @xs4all.nl : bakensverzet

#

# MODÈLE POUR LE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ DURABLE AUTO-FINANCÉ RURAL ET URBAIN POUR LES PLUS PAUVRES AU MONDE

# Incorporant des structures locales innovatives sociales, financières, économiques et productives, de nombreuses applications de l’énergie renouvelable et un rôle important réservé aux femmes, pour la réalisation d’une réduction de la pauvreté dans les zones rurales et urbaines dans les pays en voie de développement.

#

«L’argent n’est pas la clef qui ouvre l’entrée au marché mais la clenche qui la barre. »

Gesell Silvio, «The Natural Economic Order »

Version anglaise révisée, Peter Owen, Londres 1948, page 228

Cette œuvre a été mise à la disposition du public général aux termes d’une licence

Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Licence.

Édition 01: 18 Octobre, 2007

(IN ENGLISH)

Chapitre 05: L’ordre de séquence de l’exécution des acivités du projet.

## 05.41. Les structures de fourniture en eau potable.

## Quelques élements du bilan applicables aux structures de la fourniture en eau potable.

##

Le bilan des structures pour la fourniture en eau potable sera établi par l'atelier organisationnel prévu. Le bilan contient les voix suivantes relevantes à la fourniture en eau exprimées en Euro. Dans leur ensemble elles représentent les 50% environs des investissements en argent formel prévus du projet:

Voix bilan | Activité | Montant en Euro | Populations (Euro) | Total (Euro)
30301 | Pièces détachées Voiture 3.01.05 | 1.000 | 0 | 1.000
40105 | 4.01.05 Pickup 100km/jour x 700 jours 70000 km @ Euro 0.25 | 17.500 | 0 | 17.500
40404 | Permis et formalités | 500 | 0 | 500
60901: | Atelier organisationnel : | 12.000 | 27.000 | 39.000
60902 | Établissement structures de base: | 7.600 | 3.600 | 11.200
60903 | Établissement structures de base: | 7.600 | 3.600 | 11.200
60904 | Points lavage (SEL-LETS) | 2.000 | 6.000 | 8.000
60905 | Margelles pompes manuelles (SEL-LETS) | 2.000 | 6.000 | 8.000
60906 | Clôture et structures 46 zones forage, accommodation gardiens. Achats locaux. | 15.000 | 12.000 | 27.000
60908 | Support panneaux (200) | 8.000 | 7.500 | 15.500
60909 | Travail pose tuyau (200.000m) | 0 | 24.000 | 24.000
60914 | Réservoirs à eau | 10.000 | 24.000 | 34.000
60915 | Bases réservoirs | 0 | 12.000 | 12.000
60916 | Supervision de l'installation/formation des artisans pour entretien | 2.600 | 3.600 | 6.200
60918 | Installation réservoirs | 0 | 13.500 | 13.500
60919 | Entretien installations eau premiers 24 mois | 0 | 4.500 | 4.500
60920 | Installations purification d'eau cliniques et écoles | 0 | 1.050 | 1.050
60921 | Autres installations purification d'eau (pro memorium) | 0 | 0 | 0
60923 | Monitorage la qualité de l'eau premiers 24 mois | 0 | 2.400 | 2.400
30105 | Voitures et matériaux: | 25.000 | 0 | 25.000
70101 | Construction 35 forages à diam. int. 8” 3500m @ Euro 150 | 525.000 | 0 | 525.000
70203 | 200 Pompes solaires compris boïtiers électroniques | 300.000 | 0 | 300.000
70204 | Panneaux solaires (220*300 W = 67 kW environ) | 350.000 | 0 | 350.000
70205 | 105 pompes manuelles entièrement en acier inoxydable | 100.000 | 0 | 100.000
70206 | Câbles/tuyaux pour pompes/puits | 50.000 | 0 | 50.000
70207 | Tuyaux puits vers réservoirs 200000m @ Euro 0.75. Voir 7.02.07 | 150.000 | 0 | 150.000
70208 | Magasin pièces détachées pompes | 30.000 | 0 | 30.000
60922 | Équipements de contrôle de la qualité de l'eau.Voir 7.02.20 | 7.500 | 0 | 7.500
70304 | Transport international | 55.000 | 0 | 55.000
70305 | Magasin pièces détachées pompes | 50.000 | 0 | 50.000
| Total | 1.727.300 | 150.750 | 1.879.050

##

Retour a:

05.41 Les structures en eau potable, menu base.

Suite:

Principes indiqués pour le placement des structures en eau potable.
Les forages et leurs aménagement.
Les points d'eau auprès des habitations des familles

Suite:

05.42 La création des structures d´assainissement.

Retour:

05.37 La création d´emplois.

Poursuivre:

Les files de travail du groupe 5.4 : Description des structures de service prévues.

Retour:

Le menu principal des groupes de files de travail.

Retour à :

Tableau des matières du projet.

Homepage du Modèle.

Bakens Verzet Homepage